AP1000

AP1000 — американский двухконтурный водо-водяной ядерный реактор (PWR)[1] с электрической мощностью энергоблока порядка 1,1 ГВт, разработанный компанией «Вестингауз Электрик» (Westinghouse Electric Company). AP1000 стал первым реактором для энергоблоков АЭС поколения III+, получившим сертификат Комиссии США по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission, NRC)[2]. Ожидалось, что благодаря реактору AP1000 — «Вестингауз» станет монополистом на рынке энергетических реакторов поколения III+[3].

На 2023 год построено 5 энергоблоков с этими реакторами, на трёх АЭС (в США и Китае).

## Содержание

* 1 Конструкция
* 1.1 Безопасность
* 2 Строящиеся и построенные реакторы
* 3 Планы
* 3.1 Китай
* 3.2 США
* 3.3 Украина
* 4 Проблемы
* 4.1 АЭС Саньмэнь
* 4.2 АЭС «Вогтль»
* 5 CAP1000 и CAP1400
* 5.1 CAP1000
* 5.2 CAP1400
* 6 Ссылки
* 7 Примечания

## Конструкция[править | править код]

AP1000 — двухконтурный реактор с водой под давлением (два вертикальных парогенератора), с общей электрической мощностью 1117 МВт[4]. Представляет собой эволюционное развитие проекта реактора AP600 (600 МВт)[2], представляя собой более мощную модель с примерно такими же размерами[1][5]. По сравнению с AP600 тепловая мощность увеличилась с 1933 до 3400 МВт, количество топливных сборок с 145 до 157, длина сборки — с 12 до 14 футов[сколько?]. Увеличены высота защитной оболочки, площадь теплообмена в парогенераторе и мощность ГЦН (главный циркуляционный насос)[6].

Авторы проекта заявляют, что реактор AP1000 является наиболее дешёвым среди других проектов реакторов 3-го поколения, поскольку в нём широко используются существующие технологии. В конструкции также уменьшено количество компонентов, в том числе труб, кабелей и электроприводной арматуры. Стандартизация и лицензирование типа также должно помочь сократить сроки и стоимость строительства. По сравнению с конструкцией реакторов PWR 2-го поколения от «Вестингауз», AP1000 имеет[4]:

* на 50 % меньше клапанов, связанных с системами безопасности;
* на 35 % меньше насосов;
* на 80 % меньше трубопроводов, связанных с системами безопасности;
* на 85 % меньше управляющих кабелей;
* на 45 % меньший строительный объём.

Также они заявляют, что AP1000 занимает меньшую площадь, чем большинство существующих подобных реакторов, использует примерно в пять раз меньше бетона и арматуры, чем предыдущие проекты.[4]

При проектировании реактора и АЭС использовалась вероятностная оценка рисков. По заявлению NRC, АЭС, использующие AP1000, имеют на порядок более высокую безопасность, чем АЭС, изученные в NUREG-1150. Максимальная частота повреждений активной зоны для АЭС с блоками AP1000 оценивается в 5,09 × 10−7 в год.[7]

Отработанное топливо, полученное после кампании в AP1000, хранится как минимум 5-10 лет в пристанционном бассейне выдержки на территории АЭС.[8]. Затем оно может быть перемещено в надземные сухие контейнеры для хранения так же, как это делают в настоящее время при эксплуатации других американских ядерных реакторов[4].

Реакторы продолжают производить тепло из радиоактивных продуктов распада даже после остановки цепной реакции, поэтому необходимо удалять это тепло, чтобы избежать расплавления активной зоны реактора. В системе пассивного охлаждения («Passive Core Cooling System») реактора AP1000 постоянный ток от блочных батарей используется для питания автоматики и оборудования, которые должны функционировать в течение первых 30 минут после аварийного останова. Эта система автоматически активируется, даже если операторы реактора не предпринимали никаких действий[9]. Электрические системы, необходимые для инициирования пассивных систем, не зависят от внешних или дизельных электростанций и клапаны не требуют гидравлических или пневматических систем[1][10].

Конструкция предназначена для пассивного отвода тепла в течение 72 часов за счёт самотёка воды из бака установленного сверху корпуса реактора, после чего бак должен быть пополнен.[4]

Срок службы: 60 лет.[источник не указан 841 день]

В декабре 2005 — январе 2006 года Комиссия США по ядерному регулированию (NRC) впервые сертифицировала проект реактора AP1000[1] (дополненная версия проекта — в конце 2011 года[11]). Получение сертификата означает, что подрядчики для будущих американских АЭС могут получить лицензию «Комбинированная лицензия на строительство и эксплуатацию» (Combined Construction and Operating License), чтобы начать строительство.

### Безопасность[править | править код]

Реактор широко использует системы пассивной безопасности[12].

Критике безопасности реактора подвергался больше всего контайнмент, сделанный по новой технологии модульного строительства. Критика состояла в том, что если начнется коррозия стали контайнмента, то радиоактивные газы смогут покинуть корпус контайнмента и попасть в окружающую среду. Также прочность самого контаймента была недостаточной.[13]

## Строящиеся и построенные реакторы[править | править код]

КНР

В 2008 Китай начал строительство 4 блоков по проекту AP1000-2005 — по два на АЭС Саньмэнь и АЭС Хайян. Субподрядчиком выступила корпорация SNPTC (State Nuclear Power Technology Corporation)[14].

Ввод в эксплуатацию  Энергоблок  | Физический пуск  | Начало коммерческой эксплуатации

|
|

Саньмэнь-1  | 30 июня 2018 г.  | 21 сентября 2018 г.
Саньмэнь-2  | 17 августа 2018 г.  | 5 ноября 2018 г.
Хайян-1  | 8 августа 2018 г.  | 22 октября 2018 г.
Хайян-2  | 29 сентября 2018 г.  | 9 января 2019 г.

США

В декабре 2011 NRC одобрила строительство нескольких реакторов AP1000 в США[15][16]:

* Блоки 3 и 4 на АЭС Вогтль (Vogtle), Огаста, штат Джорджия
* Блоки 2 и 3 на АЭС Ви-Си Саммер (V.C.Summer), округ Fairfield, Южная Каролина

Строительство этих энергоблоков началось в 2013 году.

Название  | Локация  | Энергоблок  | Мощность,
МВт  | Начало
строительства  | Пуск | Закрытие

|
|
|
|
|
|

Саньмэнь | Китай | Саньмэнь-1  | 1251  | 2009  | 2018  |
Саньмэнь-2  | 1251  | 2009  | 2018  |
Хайян | Китай | Хайян-1  | 1250  | 2009  | 2018  |
Хайян-2  | 1250  | 2010  | 2018  |
Вогтль | США | Вогтль-3  | 1250  | 2013  | 2023  |
Вогтль-4  | 1250  | 2013  |  |

## Планы[править | править код]

### Китай[править | править код]

Основная статья: Атомная энергетика Китая

Данные в этой статье приведены по состоянию на 2013 год.

Вы можете помочь, обновив информацию в статье.

|

Китай использует проект AP1000 для двух своих АЭС, строительство которых началось в 2008 году. Ввод в эксплуатацию первых блоков планировался на 2013—2015 годы, но был перенесён на 2017:

* АЭС Саньмэнь (Sanmen NPP, 三门核电站)
* АЭС Хайян (Haiyang NPP, 海阳核电站)

По два блока на каждой АЭС строятся по раннему проекту AP1000-2005, без дополнительного усиления корпуса реактора для защиты от падения самолётов.[14] [17].

Всего на каждой АЭС запланировано по шесть блоков AP1000.

Также, имелись планы по постройке одного блока AP1000 на АЭС Сяньнин (Xianning NPP; 咸宁核电站) к 2015 году[18].

В декабре 2009 было принято решение начать строительство первого блока CAP1400 (новый реактор на базе AP1000) вблизи исследовательского реактора HTR-10 (10 МВт, Университет Цинхуа). Начало строительства было запланировано на 2013, ввод в эксплуатацию — в 2017 году[18]. Строительство было начато в 2014 году[19][20], по другим данным в 2018 году[21].

### США[править | править код]

Комиссия США по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission, NRC) одобрила строительство нескольких реакторов AP1000 в США:

* Блоки 3 и 4 на АЭС Вогтль (Vogtle), Огаста, штат Джорджия[15][16] АЭС относится к компании Georgia Power Company. Строительство энергоблоков продолжается, ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году[22].
* Блоки 2 и 3 на АЭС В. С. Саммер (V.C.Summer), округ Fairfield, Южная Каролина[15]. АЭС принадлежит en:South Carolina Electric & Gas Company (SCE&G) (66,6 %) и South Carolina Public Service Authority. 31 июля 2017 года, после подсчёта затрат на строительство блоков, SCE&G подала прошение об отказе от строительства в департамент коммунального хозяйства округа Южная Каролина[23].

### Украина[править | править код]

31 августа 2021 года руководитель ГП «НАЭК „Энергоатом“» Пётр Котин и президент и главный исполнительный директор компании «Вестингауз Электрик» Патрик Фрагман подписали, в присутствии президента Украины В. Зеленского, Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает размещение на украинских АЭС реакторов Westinghouse AP1000. Меморандум предусматривает участие компании «Вестингауз» в достройке четвёртого энергоблока Хмельницкой АЭС по технологии AP1000, и ещё четырёх энергоблоков других атомных электростанций Украины[24].

## Проблемы[править | править код]

### АЭС Саньмэнь[править | править код]

Сертификат Комиссии США по ядерному регулированию на реактор AP100 был получен в январе 2006 года. Строительство четырёх энергоблоков на АЭС Саньмэнь началось в 2008 году.

Наибольшие проблемы при проектировании и эксплуатации реакторов связаны с главными циркуляционными насосами (ГЦН), которые были разработаны компанией «Curtiss Wright» на основе ГЦН реакторов для ВМС США и не имели опыта применения в реакторах большой мощности. Для ГЦН АР1000 не было предусмотрено возможности демонтажа, поскольку предполагалось, что он может без ремонта и технического обслуживания функционировать в течение всего срока службы станции, составляющего 60 лет[25].

В 2009 году у ГЦН, предназначенных для АЭС Саньмэнь, во время испытаний разрушились подшипники и получили повреждения маховики. В 2011 году при аналогичных испытаниях произошёл перегрев насоса. В январе 2013 года обнаружено разрушение лопатки рабочего колеса, от которого отвалился кусок размером 7×6 см. В конце 2013 года отмечен чрезмерный износ уплотняющих элементов насоса[25].

После внесённых в конструкцию изменений в мае 2015 года прошли успешные испытания насосов, после чего проблемы ГЦН были объявлены решёнными. Однако в июне 2015 года, перед поставкой насосов заказчику, в лопатках турбины были обнаружены трещины шириной 10—12 мм. В результате было объявлено, что начало коммерческой эксплуатации реактора сдвигается на 2017 год[25].

22 декабря 2018 года, через месяц после начала коммерческой эксплуатации, вышел из строя один из четырёх ГЦН энергоблока две станции Саньмэнь, что привело к аварийному отключению реактора автоматикой. Точные причины неисправности не объявлены. В процессе устранения неисправности ГЦН был извлечён из теплообменника, несмотря на то, что по первоначальному проекту не подлежал демонтажу. Ремонт продолжался около года, и 14 ноября 2019 года в активную зону реактора было загружено топливо для повторного пуска. В результате годичного простоя компания CNNC, являющаяся оператором станции, понесла убытки в сумме 570 млн долл. Сообщается, что энергоблок 1 АЭС Саньмэнь работает без сбоев[26].

### АЭС «Вогтль»[править | править код]

В июне 2021 года эксперты, исследовавшие положение дел на строительстве 3-го энергоблока АЭС Вогтль, пришли к выводу, что запуск реактора произойдёт не ранее лета 2022 года (первоначально запуск энергоблока 3 планировался на 2016 год, а энергоблока 4 — на 2017 год) — cроки вместо предполагаемых 6 лет составили 14 лет. Стоимость проекта также возросла на 2 млрд долл. и составила 27 млрд долл. (в сумме, за два энергоблока), что почти вдвое превышает первоначальную смету[27]. В 2022 году затраты на проект оцениваются уже в 34 млрд. долл. [28], при цене за кВт в 15 500 долл. против запланированных 6400 долл.[28]

## CAP1000 и CAP1400[править | править код]

На основе AP1000 китайские атомщики создали собственный реактор CAP1400 проектной электрической мощностью 1530 МВт и тепловой мощностью 4040 МВт. Реактор позиционируется производителем как лицензионно-чистый, пригодный для экспортных поставок[29][30].

### CAP1000[править | править код]

Название  | Локация  | Энергоблок  | Мощность,
МВт  | Начало
строительства  | Пуск | Закрытие

|
|
|
|
|
|

Ляньцзян | Китай | Ляньцзян-1  | 1251  | 2023  |  |
Саньмэнь | Китай | Саньмэнь-3  | 1251  | 2022  |  |
Саньмэнь-4  | 1251  | 2023  |  |
Сюйдапу | Китай | Сюйдапу-1  | 1250  | 2023  |  |
Хайян | Китай | Хайян-3  | 1253  | 2022  |  |
Хайян-4  | 1253  | 2023  |  |

### CAP1400[править | править код]

2 ноября 2018 года было получено разрешение на строительство двух первых блоков CAP1400 в провинции Шаньдун[31]; строительство начато в конце июля 2019 на АЭС Шидаовань-2.[32]

Название  | Локация  | Энергоблок  | Мощность,
МВт  | Начало
строительства  | Пуск | Закрытие

|
|
|
|
|
|

Шидаовань-2 | Китай | Шидаовань-2-1  | 1400  | 2019  |  |
Шидаовань-2-2  | 1400  | 2020  |  |

## Ссылки[править | править код]

* AP1000: The Nuclear Renaissance Starts Here (неопр.) (PDF). Дата обращения: 15 июня 2008. Архивировано из оригинала 23 мая 2013 года. — Westinghouse AP1000 brochure
* Advanced Pressurized Water Reactor (APWR) simulator // cti-simulation.com
* AP1000 design review documents
* Fairewinds Associates Presentation // nirs.org
* The AP1000 advanced 1000 MWe nuclear power plant // ap1000.westinghousenuclear.com /вебархив/

## Примечания[править | править код]

1. ↑ 1 2 3 4 T.L. Schulz Westinghouse AP1000 advanced passive plant (неопр.). Nuclear Engineering and Design; Vol. 236, Issues 14—16, August 2006, Pages 1547—1557; 13th International Conference on Nuclear Energy, 13th International Conference on Nuclear Energy. ScienceDirect. Дата обращения: 21 января 2008. Архивировано 24 января 2008 года.
2. ↑ 1 2 AP 1000 Public Safety and Licensing (неопр.). Westinghouse (13 сентября 2004). Дата обращения: 21 января 2008. Архивировано из оригинала 7 августа 2007 года.
3. ↑ Новый американский реактор от Westinghouse стал проклятием и позором атомной отрасли США // ФБА «Экономика сегодня», 12.04.2019
4. ↑ 1 2 3 4 5 Adrian Bull (16 November 2010), "The AP1000 Nuclear Power Plant - Global Experience and UK Prospects" (presentation), Westinghouse UK, Nuclear Institute, Архивировано (PDF) из оригинала 22 июля 2011, Дата обращения: 14 мая 2011 Источник (неопр.). Дата обращения: 29 августа 2013. Архивировано 22 июля 2011 года.
5. ↑ Contact;Tom Murphy New Reactor Designs (неопр.). Article summarizes nuclear reactor designs that are either available or anticipated to become available in the United States by 2030. Energy Information Administration (EIA). Дата обращения: 21 января 2008. Архивировано 31 декабря 2007 года.
6. ↑ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА Архивная копия от 5 апреля 2015 на Wayback Machine \- Харьков, 2012, ISBN 978-613-0-11482-4. "ГЛАВА 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕАКТОРОВ И ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА. § 6.1. Реакторы новых типов". — С. 369—370.
7. ↑ [1] Архивная копия от 14 мая 2013 на Wayback Machine // Westinghouse AP 1000 Step 2 PSA Assessment
8. ↑ Westinghouse certain of safety, efficiency of nuclear power Архивная копия от 1 апреля 2009 на Wayback Machine // Pittsburgh Post-Gazette, March 29, 2009
9. ↑ UK AP1000 Pre-Construction Safety Report (неопр.) (PDF). UKP-GW-GL-732 Revision 2 explains the design of the reactor safety systems as part of the process of seeking approval for construction in the UK. Westinghouse Electric Company. Дата обращения: 23 февраля 2010. Архивировано из оригинала 17 июля 2011 года.
10. ↑ R.A. and Worrall, A. «The AP1000 Reactor the Nuclear Renaissance Option.» / Nuclear Energy, 2004
11. ↑ Регуляторы США сертифицировали проект AP-1000 Архивная копия от 20 октября 2013 на Wayback Machine // ATOMINFO.RU, 26.12.2011
12. ↑ Реактор AP1000 // mirnyiatom.ru Архивная копия от 17 мая 2011 на Wayback Machine Архивировано 17 мая 2011 года.
13. ↑ История AP1000: драма с моралью (неопр.). Westinghouse Electric Company (24 октября 2013). (недоступная ссылка)
14. ↑ 1 2 SNPTC — китайские AP-1000 Архивная копия от 1 сентября 2013 на Wayback Machine // ATOMINFO.RU, 25.04.2013)
15. ↑ 1 2 3 Wald, Matthew L. (2011-12-22). "N.R.C. Clears Way for Nuclear Plant Construction". The New York Times. Архивировано из оригинала 5 мая 2017. Дата обращения: 28 сентября 2017. "Two reactors are planned for the Southern Company's plant near Augusta, Ga., and another two at the Summer plant of South Carolina Electric and Gas in Fairfield County, S.C."
16. ↑ 1 2 "First new nuclear reactors OK'd in over 30 years". CNN. 2012-02-09. Архивировано из оригинала 9 сентября 2013. Дата обращения: 29 августа 2013.
17. ↑ Mark Hibbs (April 27, 2010), "Pakistan Deal Signals China's Growing Nuclear Assertiveness", Nuclear Energy Brief, Carnegie Endowment for International Peace, Архивировано из оригинала 17 января 2011, Дата обращения: 25 февраля 2011 Источник (неопр.). Дата обращения: 29 августа 2013. Архивировано 17 января 2011 года.
18. ↑ 1 2 Nuclear Power in China (неопр.). Information Papers. World Nuclear Association[en]* (WNA) (6 января 2011). Дата обращения: 11 января 2011. Архивировано из оригинала 16 сентября 2013 года.
19. ↑ Construction start of China’s first CAP1400 reactor Shidaowan-1 (англ.). Power Gen Advancement (6 апреля 2014). Дата обращения: 19 мая 2020.
20. ↑ Preparations continue for initial CAP1400 units - World Nuclear News (англ.). world-nuclear-news.org (27 апреля 2015). Дата обращения: 19 мая 2020. Архивировано 5 декабря 2019 года.
21. ↑ Проект CAP-1400 получил разрешение на строительство (рус.). Атомная энергия 2.0 (15 ноября 2018). Дата обращения: 19 мая 2020. Архивировано 28 января 2020 года.
22. ↑ гл. ред. Уваров А. А.: Сроки ввода блоков №№3/4 АЭС Vogtle вновь сдвинуты (рус.). AtomInfo.Ru. ЭПИ AtomInfo.Ru - ООО Проект-А (20 февраля 2022). Дата обращения: 26 июня 2022.
23. ↑ Terms of Service Violation (неопр.). bloomberg.com. Дата обращения: 21 октября 2018. Архивировано 25 августа 2018 года.
24. ↑ Енергоатом та Westinghouse підписали Меморандум про будівництво нових енергоблоків в Україні (укр.). Енергоатом. Дата обращения: 14 сентября 2021. Архивировано 14 сентября 2021 года.
25. ↑ 1 2 3 ГЦН AP-1000 — очередные проблемы Архивная копия от 23 февраля 2020 на Wayback Machine. Атоминфо, 05.09.2015.
26. ↑ Рычин В. Sanmen и ГЦН // Атоминфо, 8.12.2019 / Архивная копия от 25 февраля 2020 на Wayback Machine
27. ↑ Вогл — ввод сдвигается на 2022 год // Атоминфо, 10.06.2021 / Архивная копия от 24 июня 2021 на Wayback Machine
28. ↑ 1 2 Six Years Late And 250% Over Budget: Georgia’s Newest Nuclear Plant (англ.). OilPrice.com. Дата обращения: 15 мая 2022. Архивировано 14 мая 2022 года.
29. ↑ Реактор CAP-1400 (рус.). Атоминфо (5 марта 2015). Дата обращения: 19 мая 2020. Архивировано 23 февраля 2020 года.
30. ↑ China launches CAP1400 reactor design (англ.). WNA (29 сентября 2020). Дата обращения: 6 февраля 2023. Архивировано 9 января 2023 года.
31. ↑ "Проект CAP1400 получил разрешение на строительство". atomic-energy.ru. 2018-11-15. Архивировано из оригинала 17 ноября 2018. Дата обращения: 17 ноября 2018.
32. ↑ UPDATE 1-China starts construction at 3 nuclear projects (неопр.). reuters.com (25 июля 2019). Дата обращения: 27 июля 2019. Архивировано 26 июля 2019 года.

Ссылки на внешние ресурсы

Словари и энциклопедии

* Большая норвежская

Атомные электростанции Китая

* Даявань
* Линьао
* Ниндэ
* Саньмэнь
* Сюйдапу
* Санаокун
* Тайшань
* Тяньваньская
* Тайпинлин
* Фанцзяшань
* Фанчэнган
* Фуцин
* Хайян
* Хунъяньхэ
* Циньшань
* Чанцзян
* Чжанчжоу
* Шидаовань
* Янцзян
* CEFR
* CFR-600
* Сяньнин

Ядерные энергетические реакторы

Замедлитель

Лёгководный|

* AHR
* Кипящий
* BWR
* ABWR
* ESBWR
* АСТ-500
* PWR
* ACPR-1000
* AP1000
* APR-1400
* APR+
* APWR
* ATMEA1
* B&W L-loop
* BR3
* CAP1400
* CE X-loop
* CNP-300
* CP1
* CPR-1000
* EPR
* Hualong One
* M310
* M X-loop
* N4
* OPR-1000
* P4 и P'4
* (Pre) Konvoi
* WH 60
* WH F
* W X-loop
* ВВЭР
* 210
* 70
* 365
* 440
* 1000
* 1200
* 1300
* КЛТ-40С
* РИТМ-200
* Природное расщепление
* Сверхкритический (SCWR)

Тяжёловодный
по теплоносителю|

| D2O|

* PHWR
* CANDU
* CANDU-X
* EC6
* AFCR
* ACR-1000
* NPD
* AHWR
* CVTR
* IPHWR-X
* KWU
* MZFR
* R3
* R4 Marviken

|

H2O|

* HWLWR
* ATR
* HW BLWR 250 (CANDU-BWR)
* SGHWR
* Уинфрит

Органический|

* WR-1

CO2|

* HWGCR
* EL-4
* KKN
* КС-150
* Лусенс

Графит
по теплоносителю|

| Вода|

| H2O|

* АМ-1
* АМБ-X
* РБМК
* 1000
* 1500
* РБМКП-2400
* МКЭР-1500
* ЭГП-6

|

Газ|

| CO2|

* AGR
* UNGG
* Магнокс

|

He|

* GTMHR
* ГТ-МГР
* UHTREX
* VHTR (HTGR)
* PBR (PBMR)
* AVR
* HTR-10
* HTR-PM
* THTR-300
* PMR

Molten-salt|

| FLiBe|

* IMSR
* LFTR
* Fuji MSR
* Thorcon
* MSRE

|

Отсутствует
(на быстрых нейтронах)|

| Na|

* CEFR
* CFR-600
* KNK II
* PFBR
* PFR
* PRISM
* БН-350
* БН-600
* БН-800
* БН-1200
* Суперфеникс
* Феникс

|

Другие|

* DFR
* DFR
* GFR
* EM2
* LFR
* MYRRHA
* SSTAR
* БРЕСТ
* СВБР
* RMWR
* TWR

Другие|

* Органический замедлитель и теплоноситель
* Арбус
* Пикуа

другие
теплоносители|

Жидкий металл: Bi, K, NaK, Sn, Hg, Pb
Органический: C12H10, C18H14, Hydrocarbon

* Ядерные технологии
* Список АЭС мира
* Ядерные реакторы России
* Радиационные аварии